MIME-Version: 1.0
Date: Mon, 08 Mar 2021 15:04:46 -0600
From: jhuitron@grupovasco.com
To: jsanchez@grupovasco.com
Cc: rvazquez@grupovasco.com
Subject: Re: Avance DETALLES
In-Reply-To: <000801d71454$89bcd020$9d367060$@grupovasco.com>
References: <fa8351d1c1fe7b6bfa1d16372b48ebf5@grupovasco.com>
 <000801d71454$89bcd020$9d367060$@grupovasco.com>
User-Agent: Roundcube Webmail/1.4.9
Message-ID: <7ecf79cafeb98db2e269481fab5cb21c@grupovasco.com>
X-Sender: jhuitron@grupovasco.com
X-Draft-Info: type=reply; uid=93; folder=B::SU5CT1g=
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8;
 format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

El 2021-03-08 13:52, Jaime Sánchez escribió:
> Inges, mis comentarios en azul
> 
> Saludos,
> 
> Jaime Sánchez
> 
> Grupo Vasco
> 
> -----Mensaje original-----
> De: jhuitron@grupovasco.com <jhuitron@grupovasco.com>
> Enviado el: lunes, 08 de marzo de 2021 01:47 p.m.
> Para: jsanchez@grupovasco.com; rvazquez@grupovasco.com
> Asunto: Avance DETALLES
> 
> 1.- Colocación de bombas y tinacos completos Edifico 23 Edifico 25
> Edifico 26 Edificio 27 Edificio 28 Estos edificios ya están
> trabajando cada uno con su bomba, su interruptor, electro nivel y
> tinaco.
> 
> De entrada están trabajando bien, solo que cuando una bomba jala aire
> todo la instalación se detiene, hasta que se purga nuevamente, esto
> pasara siempre, ya que están conectados a la misma succión. Por lo
> que será un problema constante.
> 
> Se ocuparía guardia para fin de semana ya que es cuando más detalles
> hay del agua (pero que corra a cargo de los inquilinos ya que es parte
> de
> 
> mantenimiento) -> HAY QUE ENCONTRAR UNA SOLUCION A ESTO, REVISAR DE
> INICIO SI NO LO ESTÁ PROVOCANDO QUE TENEMOS BOMBAS DE DISTINTOS
> CABALLAJES EN EL MISMO EDIFICIO, SI ESTA NO ES LA CAUSA DEL PROBLEMA
> HAY QUE ENCONTRAR UNA SOLUCION.
> 
> 2.- De los calentadores solares llegaron la semana pasada y no se han
> colocado, hasta esta semana comenzaran a colocarse ya que la semana
> pasada se enfocó en los tinacos. -> URGENTE, PARA AYER CONSEGUIR MAS
> GENTE DE PLOMERIA PARA HACER TODO AL MISMO TIEMPO, NO PODEMOS TENER
> MATERIAL MURIENDOSE DE LA RISA SIN COLOCAR, URGE URGE, POR FAVOR ME
> REPORTAN HOY MISMO COMO LO SOLUCIONAMOS
> 
> 3.- De los departamentos del edificio 10 al 16 entregados Son 10
> departamentos entregados a ventas (12 A…12 B…13 B…. 14 A…14
> F… 15
> 
> A…15 B… 15 C… 16 A….16 F) de los cuales faltan por colocar gas
> natural 6
> 
> ¨* CON GAS
> 
> También hay que checar que en varios de estos departamentos donde se
> realizó ajuste de espreas (reducción de salida de gas en espreas y
> de
> 
> piloto) algunos inquilinos solicitan se cambien el tubo del piloto ya
> que al hacer el ajuste ya no queda como de fábrica….-> YA PUEDE IR
> CUALQUIERA DE ELLOS A SOLICITAR SU CONTRATO DE GAS NATURAL, ASI QUE
> HAY QUE INFORMARLES Y COORDINAR CON LOS CLIENTES LOS CAMBIOS DE
> ESPREAS Y SI ES NECESARIO EL TUBO DEL PILOTO
> 
> Quedo pendiente de sus cometarios
> 
> JHL
> 
>  		 [1]
>  		Libre de virus. www.avast.com [1]
> 
> 
> 
> Links:
> ------
> [1] 
> https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
